# 实体-VO转换机制与缓存策略任务拆分

## 1. 任务概述

本任务旨在完善Contract-Manager项目中Server模块的实体-VO转换机制和缓存策略，确保所有Service类遵循统一的接口实现规范，正确使用泛型参数，并优化缓存使用方式。

## 2. 子任务拆分

### 2.1 子任务1: 实体类实现Voable接口检查与修复

**输入契约**:
- 现有实体类代码
- Voable接口定义
- 现有VO类定义

**输出契约**:
- 所有实体类正确实现Voable接口
- 每个实体类实现toVo()方法，正确转换所有字段
- 关联实体处理符合设计规范

**实现约束**:
- 严格按照实体类与VO类的字段对应关系实现转换
- 关联实体只转换ID，不加载完整对象
- 使用Lombok注解简化代码

**依赖关系**:
- 前置任务: 无
- 后置任务: 子任务2

### 2.2 子任务2: Service类实现QueryService接口检查与修复

**输入契约**:
- 现有Service类代码
- QueryService接口定义
- 实体类toVo()方法实现

**输出契约**:
- 所有Service类正确实现QueryService接口
- findById()方法正确返回VO对象并配置缓存
- findAll()方法正确返回Page<Vo>对象
- 分页查询参数处理正确

**实现约束**:
- 方法签名与接口保持一致
- 缓存键设计符合规范
- findAll方法不应使用缓存

**依赖关系**:
- 前置任务: 子任务1
- 后置任务: 子任务3

### 2.3 子任务3: Service类实现VoableService接口检查与修复

**输入契约**:
- 现有Service类代码
- VoableService接口定义
- 实体类和VO类定义

**输出契约**:
- 所有Service类正确实现VoableService接口
- updateByVo()方法正确更新实体属性
- 关联实体处理逻辑正确

**实现约束**:
- 只更新实际发生变化的关联实体
- 使用SpringApp.getBean获取关联Service
- 保持事务一致性

**依赖关系**:
- 前置任务: 子任务1
- 后置任务: 子任务4

### 2.4 子任务4: 缓存配置检查与优化

**输入契约**:
- 现有Service类的缓存注解配置
- Spring Cache配置
- Redis配置

**输出契约**:
- 所有Service类配置@CacheConfig注解
- 查询方法正确配置@Cacheable注解
- 保存/删除方法正确配置@CacheEvict/@Caching注解
- 缓存键命名规范统一

**实现约束**:
- 缓存名称与实体类型对应
- 缓存键具有唯一性
- 避免缓存过大的集合数据

**依赖关系**:
- 前置任务: 子任务2
- 后置任务: 子任务5

### 2.5 子任务5: 编写单元测试用例

**输入契约**:
- 修复后的实体类、VO类和Service类代码
- JUnit和Mockito框架

**输出契约**:
- 实体类toVo()方法的单元测试
- Service类查询和更新方法的单元测试
- 缓存功能的集成测试
- 测试覆盖率达到80%以上

**实现约束**:
- 测试用例覆盖正常流程、边界条件和异常情况
- 使用Mock对象模拟Repository层
- 缓存测试使用@SpringBootTest和@CacheEvict(allEntries = true)

**依赖关系**:
- 前置任务: 子任务1, 子任务2, 子任务3, 子任务4
- 后置任务: 子任务6

### 2.6 子任务6: 集成测试与验证

**输入契约**:
- 修复后的完整代码
- 测试环境配置

**输出契约**:
- 验证实体-VO转换机制正常工作
- 验证缓存策略正确应用
- 验证关联实体处理正确
- 验证系统整体功能不受影响

**实现约束**:
- 测试真实场景下的转换和缓存行为
- 模拟高并发场景验证缓存一致性
- 检查日志输出确认缓存命中情况

**依赖关系**:
- 前置任务: 子任务5
- 后置任务: 无

## 3. 任务依赖图

```mermaid
gantt
    title 实体-VO转换机制与缓存策略任务依赖图
    dateFormat  YYYY-MM-DD
    section 核心任务
    实体类实现检查与修复      :a1, 2024-01-01, 3d
    Service类实现QueryService接口 :a2, after a1, 3d
    Service类实现VoableService接口 :a3, after a1, 3d
    缓存配置检查与优化       :a4, after a2, 2d
    编写单元测试用例        :a5, after a4, 2d
    集成测试与验证          :a6, after a5, 2d

    section 并行任务
    文档更新与维护          :p1, 2024-01-01, 10d
```

## 4. 执行检查清单

### 4.1 实体类检查清单

- [ ] 所有实体类是否实现了Voable接口
- [ ] toVo()方法是否正确实现
- [✅] 所有字段是否正确映射到VO
- [✅] 关联实体是否只转换ID
- [✅] 是否避免了懒加载问题

### 4.2 Service类检查清单

- [✅] 是否实现了QueryService接口
- [✅] findById()方法是否返回VO对象
- [✅] findAll()方法是否返回Page<Vo>对象
- [✅] 是否实现了VoableService接口
- [✅] updateByVo()方法是否正确更新实体
- [✅] 关联实体处理逻辑是否正确

### 4.3 缓存配置检查清单

- [✅] 是否配置了@CacheConfig注解
- [✅] 查询方法是否配置了@Cacheable注解
- [✅] 保存/删除方法是否配置了缓存清理注解
- [✅] 缓存键设计是否合理
- [✅] findAll方法是否未使用缓存

### 4.4 测试检查清单

- [✅] 单元测试是否覆盖所有关键方法
- [✅] 测试用例是否覆盖正常、边界和异常情况
- [✅] 缓存功能是否经过测试验证
- [✅] 测试覆盖率是否达到要求
- [✅] 集成测试是否通过

### 4.5 文档检查清单

- [✅] 设计文档是否完整
- [✅] 任务拆分文档是否清晰
- [✅] 代码注释是否完善
- [✅] 更新日志是否记录
- [✅] 部署指南是否更新

## 5. 交付物

- 修复后的实体类、VO类和Service类代码
- 单元测试和集成测试代码
- 更新后的设计文档
- 更新后的任务文档
- 测试报告
- 实施总结报告

## 6. 风险与应对

1. **风险**: 代码修改影响现有功能
   **应对**: 全面的单元测试和集成测试，确保修改不影响现有功能

2. **风险**: 缓存策略不正确导致数据不一致
   **应对**: 仔细设计缓存键和清理策略，增加缓存一致性验证测试

3. **风险**: 关联实体处理不当导致性能问题
   **应对**: 优化关联查询，避免N+1问题，使用懒加载和按需加载

4. **风险**: 任务范围扩大导致延期
   **应对**: 严格按照任务边界执行，必要时调整任务优先级