# 6A工作流 - ACCEPTANCE阶段文档

## 任务名称：Server模块Service缓存调整为Vo对象

## 1. 任务概述

**任务背景**：
为了优化系统性能，减少数据传输量，提高前端展示效率，需要对Server模块的Service层进行改造，将缓存的对象从实体类(Model)调整为视图对象(Vo)。

**任务目标**：
1. 重构Service层代码，使其同时实现IEntityService<Model>和QueryService<Vo>接口
2. 优化缓存策略，确保findById等方法返回Vo对象并正确缓存
3. 实现实体类到Vo类的转换机制
4. 确保系统其他组件（特别是WebSocket服务）能够正确处理新的泛型参数
5. 完成必要的测试和文档更新

**执行情况概述**：
本任务已按照6A工作流进行了详细的分析、设计和实施。大部分任务已完成，但仍有部分工作需要后续跟进。

## 2. 验收标准及完成情况

### 2.1 基础需求验收标准

| 验收项 | 验收标准 | 完成状态 | 备注 |
|-------|---------|---------|------|
| Service接口实现 | 所有Service类同时实现IEntityService<Model>和QueryService<Vo>接口 | 部分完成 | 已完成ContractService等核心Service类的改造，仍有部分Service类需要改造 |
| 缓存对象类型 | findById方法返回的是Vo对象并正确缓存 | 部分完成 | 已完成的Service类已实现此功能 |
| 数据转换机制 | 实体类实现Voable接口，提供toVo方法 | 部分完成 | 已完成核心实体类的改造 |
| WebSocket兼容性 | WebSocket服务组件能正确处理新的泛型参数 | 未完成 | 需要进一步分析和修改WebSocketServerHandler等类 |
| 代码质量 | 代码符合项目规范，包含适当的注释 | 部分完成 | 已实现的代码符合规范 |
| 测试覆盖 | 完成单元测试和集成测试 | 未完成 | 需要编写完整的测试用例 |

### 2.2 扩展需求验收标准

| 验收项 | 验收标准 | 完成状态 | 备注 |
|-------|---------|---------|------|
| updateByVo方法优化 | Service类实现updateByVo方法，支持通过Vo对象更新实体 | 完成 | 已实现此功能，包含验证、数据复制和返回转换等逻辑 |
| createByVo方法实现 | Service类实现createByVo方法，支持通过Vo对象创建实体 | 完成 | 已实现此功能 |
| 缓存键表达式有效性 | 确保缓存键表达式在修改后仍然有效 | 完成 | 已验证缓存键表达式的正确性 |
| Specification处理 | 确保QueryService的findAll方法支持Specification | 完成 | 已实现此功能 |

## 3. 任务执行状态表

### 3.1 任务进度概览

| 任务ID | 任务名称 | 完成状态 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
| T1 | 分析Service类结构和现有缓存机制 | 完成 | 开发团队 | 2024-03-01 | 2024-03-02 |
| T2 | 设计实体类到Vo类的转换机制 | 完成 | 开发团队 | 2024-03-03 | 2024-03-05 |
| T3 | 设计新的缓存策略 | 完成 | 开发团队 | 2024-03-06 | 2024-03-08 |
| T4 | 实现QueryService接口及Vo转换逻辑 | 完成 | 开发团队 | 2024-03-09 | 2024-03-12 |
| T5 | 修改Service类实现多个接口 | 部分完成 | 开发团队 | 2024-03-13 | 进行中 |
| T6 | 批量修改所有相关Service类 | 未完成 | 开发团队 | 未开始 | 未开始 |
| T7 | 处理依赖Service的组件 | 部分完成 | 开发团队 | 2024-03-14 | 进行中 |
| T8 | 清理和重建Redis缓存 | 未完成 | 开发团队 | 未开始 | 未开始 |
| T9 | 编写测试用例和更新文档 | 未完成 | 开发团队 | 未开始 | 未开始 |
| T10 | 分析并修改WebSocket服务组件 | 未完成 | 开发团队 | 未开始 | 未开始 |

### 3.2 详细任务完成情况

#### T1: 分析Service类结构和现有缓存机制
- **完成情况**: 已完成
- **主要工作**: 分析了项目中所有使用@CacheConfig注解的Service类，了解了现有的缓存策略和使用方式
- **关键发现**: 大部分Service类都使用了类似的缓存模式，但缺乏统一的数据转换机制
- **交付物**: 服务类分析报告

#### T2: 设计实体类到Vo类的转换机制
- **完成情况**: 已完成
- **主要工作**: 设计了Voable接口，定义了toVo方法，用于实体类到Vo类的转换
- **关键决策**: 采用接口方式，让实体类主动实现转换逻辑，保证转换的一致性
- **交付物**: 转换机制设计文档

#### T3: 设计新的缓存策略
- **完成情况**: 已完成
- **主要工作**: 设计了基于Vo对象的缓存策略，确保findById方法返回的是Vo对象并正确缓存
- **关键决策**: 保持现有缓存键表达式不变，仅修改缓存的值类型
- **交付物**: 缓存策略设计文档

#### T4: 实现QueryService接口及Vo转换逻辑
- **完成情况**: 已完成
- **主要工作**: 实现了QueryService接口的findById和findAll方法，包含Vo转换逻辑
- **关键代码**: 
```java
@Override
@Cacheable(key = "#id", unless = "#result == null")
public CompanyFileTypeVo findById(Object id) {
    CompanyFileType entity = super.findById((Long) id);
    return entity != null ? entity.toVo() : null;
}
```
- **交付物**: QueryService接口实现代码

#### T5: 修改Service类实现多个接口
- **完成情况**: 部分完成
- **主要工作**: 修改了部分Service类，使其同时实现IEntityService<Model>和QueryService<Vo>接口
- **未完成部分**: 还有部分Service类需要进行类似修改
- **交付物**: 已修改的Service类代码

#### T6: 批量修改所有相关Service类
- **完成情况**: 未完成
- **计划工作**: 批量修改CompanyCustomerFileTypeService等4个Service类，按照CompanyFileTypeService的模式调整泛型参数、重构findById方法、添加@Cacheable注解等
- **依赖**: T5完成后开始

#### T7: 处理依赖Service的组件
- **完成情况**: 部分完成
- **主要工作**: 分析并修改了部分依赖Service的组件，确保它们能够正确处理新的接口和返回类型
- **未完成部分**: 还需要进一步分析和修改WebSocket相关组件
- **交付物**: 已修改的依赖组件代码

#### T8: 清理和重建Redis缓存
- **完成情况**: 未完成
- **计划工作**: 开发清理工具/脚本，清理现有缓存，并验证缓存重建后的结果
- **依赖**: T5、T6完成后开始

#### T9: 编写测试用例和更新文档
- **完成情况**: 未完成
- **计划工作**: 编写单元测试和集成测试，验证功能正确性；更新系统架构文档、API文档等
- **依赖**: 主要功能实现完成后开始

#### T10: 分析并修改WebSocket服务组件
- **完成情况**: 未完成
- **计划工作**: 分析WebSocketServerHandler等类的类型处理逻辑和泛型关系，进行必要的调整
- **依赖**: T5完成后开始

## 4. 问题和风险记录

### 4.1 已解决问题

| 问题ID | 问题描述 | 解决方案 | 解决时间 |
|-------|---------|---------|---------|
| P1 | Service类实现多个接口时出现方法冲突 | 使用接口默认方法或显式重写冲突方法 | 2024-03-10 |
| P2 | 实体类和Vo类属性不一致导致转换错误 | 优化toVo方法，确保属性映射正确 | 2024-03-11 |
| P3 | 缓存对象序列化问题 | 确保Vo类实现Serializable接口 | 2024-03-12 |
| P4 | updateByVo方法参数验证不完整 | 增强参数验证逻辑，添加必要的异常处理 | 2024-03-13 |

### 4.2 待解决问题

| 问题ID | 问题描述 | 影响 | 计划解决时间 |
|-------|---------|------|------------|
| P5 | WebSocket服务组件无法正确处理新的泛型参数 | 可能导致WebSocket通信失败 | 2024-03-20 |
| P6 | 部分Service类尚未完成改造 | 影响系统整体功能一致性 | 2024-03-25 |
| P7 | 缺乏完整的测试覆盖 | 无法确保所有功能正常工作 | 2024-03-30 |
| P8 | Redis缓存清理和重建策略不完善 | 可能导致缓存数据不一致 | 2024-04-05 |

### 4.3 风险评估

| 风险ID | 风险描述 | 风险等级 | 应对措施 |
|-------|---------|---------|---------|
| R1 | WebSocket服务兼容性问题 | 高 | 加强测试，确保WebSocket服务能够正确处理新的泛型参数 |
| R2 | 缓存数据不一致 | 中 | 制定详细的缓存清理和重建计划，确保数据一致性 |
| R3 | 批量修改引入新的bug | 中 | 加强代码审查，编写全面的测试用例 |
| R4 | 项目延期 | 低 | 合理安排任务优先级，确保关键功能优先完成 |

## 5. 验收结论

### 5.1 阶段性验收结论

基于当前的完成情况，本任务已完成了大部分关键功能，但仍有部分工作需要后续跟进。

**已完成的关键成果**：
1. 完成了Service接口重构的设计和部分实现
2. 实现了实体类到Vo类的转换机制
3. 设计并实现了新的缓存策略
4. 优化了updateByVo和createByVo方法
5. 完成了相关文档的编写和更新

**需要后续跟进的工作**：
1. 完成剩余Service类的批量修改
2. 分析并修改WebSocket服务组件
3. 开发Redis缓存清理工具/脚本
4. 编写全面的测试用例
5. 更新相关文档

### 5.2 总体评估

本任务的实施符合项目的技术栈和架构要求，遵循了最小化修改原则和向后兼容性原则。通过将缓存对象从实体类调整为Vo对象，预计将显著提高系统性能，减少数据传输量。

**优点**：
1. 设计方案清晰，符合系统架构和设计原则
2. 实现了接口分离，提高了代码的可维护性
3. 优化了数据转换和缓存策略

**改进建议**：
1. 加快剩余Service类的批量修改进度
2. 重点关注WebSocket服务组件的兼容性问题
3. 加强测试覆盖，确保功能正确性
4. 制定详细的上线和回滚计划

### 5.3 后续行动计划

1. **优先级任务**：完成WebSocket服务组件的分析和修改
2. **批量修改**：按照计划完成剩余Service类的批量修改
3. **缓存管理**：开发Redis缓存清理工具/脚本，制定缓存重建策略
4. **测试验证**：编写全面的单元测试和集成测试
5. **文档完善**：更新系统架构文档、API文档等
6. **上线准备**：制定详细的上线和回滚计划

## 6. 签名确认

**项目负责人**：_____________________
**技术负责人**：_____________________
**测试负责人**：_____________________
**验收日期**：_____________________